# Project Status — Ninja Nexus

**Sidst opdateret:** 2026-06-04  
**Fase:** 0 → 1 (Prototype 1 spec klar)  
**Status:** 🟢 På sporet

---

## Nuværende fase

### Fase 0: Foundation — Dokumentation & Struktur

| Opgave | Status |
|--------|--------|
| Projektmappestruktur oprettet | ✅ Færdig |
| Vision og business case dokumenteret | ✅ Færdig |
| Arkitekturdokumentation (v1) | ✅ Færdig |
| Roadmap (alle faser) | ✅ Færdig |
| Sikkerhedsmodel defineret | ✅ Færdig |
| Designsystem (tokens, temaer) | ✅ Færdig |
| UI/UX-specifikationer (v1) | ✅ Færdig |
| Modulspecifikationer | ✅ Færdig |
| Beslutningslog og tech stack | ✅ Færdig |
| Executive summary | ✅ Færdig |
| Master Architecture (huller/overlap løst) | ✅ Færdig |
| Prototype 1 bygge-specifikation | ✅ Færdig |
| Produktionskode | ⏳ Klar til start (Prototype 1) |

---

## Næste skridt (Prototype 1)

Se [NEXUS_PHASE_1_POC.md](./NEXUS_PHASE_1_POC.md) for fuld specifikation.

1. **Nexus Identity Lite** — OpenIddict + SQLite + 3 seed-brugere (~3 dage)
2. **Nexus Shell: Login + Dashboard** — WPF, Winlogon Shell (~6 dage)
3. **Nexus Shell: Launcher + App-start** — manifest + Process.Start (~3 dage)
4. **MSI installer** — WiX, registry Shell (~2 dage)
5. **Demo-script** — boot → login → dashboard → app (~1 dag)

**Estimat:** ~18 dage, 2 FTE.

---

## Modulstatus

| Modul | Spec | Design | Kode | Test |
|-------|------|--------|------|------|
| Nexus Shell | ✅ | 🟡 | ⬜ | ⬜ |
| Nexus Agent | ✅ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Nexus Control Center | ✅ | 🟡 | ⬜ | ⬜ |
| Nexus Identity | ✅ | 🟡 | ⬜ | ⬜ |
| Nexus Device Management | ✅ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Nexus App Center | ✅ | 🟡 | ⬜ | ⬜ |
| Nexus Update Service | ✅ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Nexus Remote Support | ✅ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Shared Libraries | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |

**Legende:** ✅ Færdig · 🟡 I gang / delvist · ⬜ Ikke startet

---

## Risici og blokeringer

| Risiko/Blokering | Status | Handling |
|------------------|--------|----------|
| Tech stack ikke endeligt valideret | 🟡 Åben | PoC i Fase 1 validerer WinUI vs. WPF |
| Ingen cloud-infrastruktur endnu | 🟡 Åben | Planlægges i Fase 1 |
| Windows shell-integration ukendt kompleksitet | 🟡 Åben | Research i `research/` |

---

## Team og ressourcer

| Rolle | Status |
|-------|--------|
| Arkitektur | Dokumentation færdig |
| Udvikling | Afventer Fase 1 start |
| Design | Tokens og retning defineret |
| Sikkerhed | Model defineret |
| Produkt | Vision og roadmap færdig |

---

## Milepæle

```
2026 Q2  ████████████████████  Fase 0: Foundation (NU)
2026 Q3  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  Fase 1: Foundation impl.
2026 Q4  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  Fase 2: Desktop Experience
2027 Q1  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  Fase 3: Identity
2027 Q2  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  Fase 4: Device Management
```

---

## Ændringslog

| Dato | Ændring |
|------|---------|
| 2026-06-04 | Projekt oprettet. Fase 0 dokumentation komplet. |
| 2026-06-04 | Dokumentationsgennemgang: huller, overlap, uklart ansvar identificeret og løst. Prototype 1 spec klar. |

---

*Opdater dette dokument ved hver faseafslutning eller væsentlig ændring.*
